HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TÂY NINH

https://chauthanh.tayninh.gov.vn

Công khai tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.

I. Triển khai kế hoạch vốn năm 2024: 235,980 tỷ đồng, cụ thể:

- Vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,190 tỷ đồng.

- Vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 235,790 tỷ đồng, gồm:

+ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 31,345 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu cho ngân sách huyện: 136,825 tỷ đồng.

+ Vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện: 67,620 tỷ đồng.

1. Đã phân khai kế hoạch vốn năm 2024: 227,477 tỷ đồng/235,980 tỷ đồng, đạt 96,3%KHV gồm:

- Vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,190 tỷ đồng.

- Vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 227,287  tỷ đồng/235,790 tỷ đồng, đạt 73,6%KHV gồm:

+ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 31,345 tỷ đồng/31,345 tỷ đồng, đạt 100%KHV.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: 136,825tỷ đồng/136,825 tỷ đồng,đạt 100%KHV.

+ Vốn ngân sách huyện: 59,117 tỷ đồng/67,620 tỷ đồng, đạt 87,4%KHV.

3. Khối lượng thực hiện:  đến hết ngày 31/05/2024: 80,699 tỷ đồng/235,980 tỷ đồng, đạt 34%KHV. Ước khối lượng thực hiện đến hết 30/06/2024 là 106,059 tỷ đồng/235,980 tỷ đồng, đạt 45%KHV.

- Ước vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,160 tỷ đồng/0,190 tỷ đồng, đạt 84,2%KHV.

- Ước vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 105,899 tỷ đồng/235,790 tỷ đồng, đạt 45%KHV.

4. Kết quả giải ngân: đến hết ngày 31/05/2024: 104,193 tỷ đồng/235,980 tỷ đồng, đạt 44,2% KHV. Ước giải ngân đến hết 30/06/2024 là: 145,716tỷ đồng/235,980 tỷ đồng, đạt 61,8% KHV, tăng 0,5% so với cùng (quý II năm 2023, đạt 60,3%)

- Ước vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,160 tỷ đồng/0,190 tỷ đồng, đạt 84,2%KHV.

- Ước vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 145,556tỷ đồng/235,790 tỷ đồng, đạt 61,8% KHV gồm:

+ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 27,245 tỷ đồng/31,345 tỷ đồng, đạt 86,9% %KHV.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: 79,816 tỷ đồng/136,825 tỷ đồng, đạt 58,3%KHV.

+ Vốn ngân sách huyện: 38,495 tỷ đồngg/67,620 tỷ đồng, đạt 57,3%KHV

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI  NĂM 2024:

- Thực hiện nghiêm Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông; Công văn số 451/VP-KT ngày 15/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (Công văn số 405/BTC-ĐT ngày 11/01/2024 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương); Công văn số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024 của Bộ Tài chính về việc công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW (vốn trong nước) do địa phương quản lý; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/03/2023 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2023-2025.

- Các Chủ đầu tư tập trung giải ngân các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, các chi phí đã thực hiện đối với dự án đầu tư mới năm 2024.

- Tập trung khởi công các dự án đầu tư mới năm 2024, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công, các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 chuyển sang năm 2024 sớm nghiệm thu đưa vào sử dụng đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn.

- Tập trung lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời gian quy định, kiên quyết xử phạt chủ đầu tư trình hồ sơ phê duyệt quyết toán trễ hạn.

- Tập trung công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024 để trình Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2025, đảm bảo giao kế hoạch vốn năm 2025 trong tháng 12/2024.

- Tập trung chuẩn bị danh mục xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác: quản lý nhà nước về xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình, công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng phải có sự tham gia của ban giám sát đầu tư công đồng và các đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Nguồn tin: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Châu Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây